W. Smith, U. Wisconsin, US CMS DOE/NSF Review, June 6, 2002: Trigger Cost & Schedule1717US TRIG Project Resources(FTEÕs)US TRIG Project ResourcesUS TRIG Project Resources(FTE(FTEÕÕs)s)

US CMS Trigger Construction Project Resources02468101214FY98FY99FY00FY01FY02FY03FY04FY05

FTE’sTechniciansEngineers

W. Smith, U. Wisconsin, US CMS DOE/NSF Review, June 6, 2002: Trigger Cost & Schedule1818US Trigger M&O ResourcesUS Trigger M&O ResourcesUS Trigger M&O Resources

01234567

FY05FY06FY07FY08FY09

FTE’sTechnicianEngr/Comp ProfPhysicist/Post-DocFrom April Ô02DOE/NSF Reviewof U.S. LHCResearchProgram

Slice Test M&O

Commissioning M&O

Physics M&O

Maintaincriticaleng/techpersonnel

W. Smith, U. Wisconsin, US CMS DOE/NSF Review, June 6, 2002: Trigger Cost & Schedule1919Trigger CommitmentsTrigger CommitmentsTrigger Commitments

Trigger - Construction and Operations0200000400000600000800000100000012000001400000160000018000002000000

AY$TRIG-OpsTRIGSlice TestBeginsInstallation BeginsProduction & Tests End

InstallationEnds

Physics Data

W. Smith, U. Wisconsin, US CMS DOE/NSF Review, June 6, 2002: Trigger Cost & Schedule2020Trigger Project ManagementTrigger Project ManagementTrigger Project ManagementCMS TriDAS Reviews (besides this)¥April: TriDAS Status¥Progress, draft R&D plans & expenses for next year¥May: Electronics Systems Review¥September: CMS Annual Review¥With CMS & external referees¥October: LHCC Comprehensive Review¥LHCC subcommittee +external experts¥November: TriDAS Annual Review¥R&D Plans/Progress, Cost & Schedule, Milestones¥Finalize R&D plans & expenses for next year¥Internal Annual CMS Review w/external & CMSreferees